鞋子进度
鞋子进度
  产品设计
    产品名称
    产品logo
  工业设计
    样鞋
      外观设计已确定
      内部构造设计
      完成
    量产鞋
      风格和整体结构
        已完成
      外观设计
        进行中
        已找到3个人同时进行设计，合同已签，4月底出结果
          有一人不合适，设计不达标，提前终止合作
        已确定一款 2021-05-06
          正在进行试产阶段，初期25双
            计划7月底先完成4双
          由于鞋子有内袜套，导致实际可穿尺码比所标尺码偏小
            需要到现场调整模具
      打样
        第二次打样已开始2021-05-08
  厂商合作
    样鞋
      已确定：从化鑫威鞋厂
        已完成
    量产鞋
  鞋盒设计
    无线充电设备设计
      外观设计
      内部电路设计
    电量指示
      充电中
      充电完成
    外观设计
  鞋子灯带设计
    音乐震动加光带
      已添加灯带，灯带里有两个灯，两个灯同色
        已修改为软灯带，密度为400个全彩灯/米，分成上下两排灯
      主要难点：如果不是使用趣动播放的音乐，获取不到音频数据。光带就不知道该如何匹配节奏发光
      根据外界环境音乐节奏显示灯光
      音乐震动未开始
  量产
    出厂芯片质检
  成品组装
    芯片放入鞋内
    各种接线
    具体组装地点不确定
      鞋厂完成？
      其他代工厂？